ĐẦU TƯ VÀO QUẢNG TRỊ

https://invest.quangtri.gov.vn

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Long Hải: Các dự án động lực phải được quan tâm, thực hiện đạt hiệu quả cao nhất

Ngày 28/2/2025, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo các dự án động lực cấp tỉnh Nguyễn Long Hải chủ trì phiên họp để nghe báo cáo về tiến độ triển khai các dự án động lực và bổ sung quy chế làm việc của Ban chỉ đạo. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các dự án động lực cấp tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng; các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham dự.

1
Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo các dự án động lực cấp tỉnh Nguyễn Long Hải phát biểu tại phiên họp

6 Đề án và 10 dự án đang được triển khai tích cực

Báo cáo của UBND tỉnh tại phiên họp nêu rõ: Các đề án, dự án động lực được thực hiện tích cực. Để triển khai Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Đảng ủy UBND tỉnh đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 92/QĐ-TTg ngày 14/01/2025, đồng thời ban hành kế hoạch, giao nhiệm vụ các sở, ngành, đơn vị, địa phương thực hiện.

6 đồ án, đề án đang được triển khai gồm: Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng và Đề án điều chỉnh ranh giới Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị đến năm 2045; Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo; Đề án Khu Kinh tế thương mại xuyên biên giới chung Lao Bảo - Densavan; Đề án xây dựng “Bảo tàng Ký ức chiến tranh và Khát vọng hòa bình tại Quảng Trị"; Đề án phát triển huyện đảo Cồn Cỏ mạnh về kinh tế, vững về QP - AN; Đề án “Phát triển kinh tế tỉnh Quảng Trị gắn với tăng cường hợp tác với các tỉnh bạn Lào để mở rộng không gian phát triển về phía Tây”. Các đồ án, đề án đang được hoàn thành, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt thực hiện.

2 2
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang phát biểu tại phiên họp

Các dự án phát triển cơ sở hạ tầng đang triển khai gồm: Khu bến cảng Mỹ Thủy; Cảng hàng không Quảng Trị; Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông - Tây, gắn với đường tránh phía Đông TP. Đông Hà; Xây dựng hoàn thành tuyến Quốc lộ 15D đoạn từ Cao tốc Cam Lộ - La Sơn đến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây; Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Cam Lộ - Lao Bảo; Khu công nghiệp Quảng Trị.

4 dự án phát triển KT - XH gồm: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trị; Dự án LNG Hải Lăng giai đoạn 1; Hệ thống băng tải chuyền than từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế La Lay và kho bãi tập kết than tại xã A Ngo, huyện Đakrông; Xây dựng Trường Chính trị Lê Duẩn.

Tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án động lực

3
Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng phát biểu tại phiên họp

Các dự án trọng điểm đã và đang được triển khai, trong đó có một số dự án đang gặp vướng mắc cần được tập trung tháo gỡ nhằm đẩy nhanh tiến độ. Dự án Cảng hàng không Quảng Trị đang triển khai thi công hạng mục sân đỗ máy bay và lề vật liệu; các hạng mục như đường cất hạ cánh, đường lăn, nhà ga hành khách, đài kiểm soát không lưu, đài DVOR/DME, cùng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật khác... đang được các cơ quan có thẩm quyền thẩm định thiết kế kỹ thuật. Trong khi đó, công tác GPMB vẫn đang còn chậm.

Yêu cầu các cơ quan liên quan đẩy nhanh công tác GPMB đối với diện tích còn lại của dự án (25,73ha) đối với dự án thành phần 1; hoàn thành thủ tục giao đất độ 2 với diện tích 98,9 ha đối với dự án thành phần 2.

4
Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hoàng Đức Thắng phát biểu tại phiên họp

Dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy đã thi công hoàn thành bãi chứa, cục phá sóng và đang thi công các hạng mục công trình như xây dựng đê, kè chắn sóng phía Đông (Đ.1), hoàn thành 80%; trạm cung cấp bê tông cho dự án, đã hoàn thành 80%; bến số 1, số 2, sàn chuyển tiếp và kè sau cầu, đang thi công.

UBND tỉnh đang chỉ đạo chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục liên quan đến khảo sát, đánh giá trữ lượng, chất lượng khoáng sản giai đoạn II, III; hồ sơ đánh giá tác động môi trường của dự án; hồ sơ phương án nộp tiền trồng rừng thay thế giai đoạn II, III để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; hoàn thiện hồ sơ cho thuê đất để cấp phép xây dựng bến cảng số 1 và 2.

5
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng phát biểu tại phiên họp

Dự án Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông - Tây, gắn với đường tránh phía Đông TP. Đông Hà có tổng chiều dài đầu tư giai đoạn 1 là khoảng 48 km. Hiện nay 4/4 gói thầu đã đồng loạt triển khai thi công với giá trị khoảng 524,153 tỉ đồng/1.615,56 tỉ đồng, đạt 32%. Công tác GPMB đã bàn giao 24,5km/48km, đạt 51%; dự kiến các đoạn tuyến còn lại sẽ bàn giao vào quý I, II/2025.

Khó khăn của dự án là nguồn vật liệu đắp nền đường, nguồn cát đắp nền khan hiếm, giá cao hơn dự toán được duyệt, trữ lượng các mỏ nhỏ, chưa đáp ứng được khối lượng của công trình; GPMB còn chậm, ảnh hưởng tiến độ dự án.

Dự án Khu công nghiệp Quảng Trị đang triển khai thi công các hạng mục như san nền nhà máy xử lý nước thải và các lô đất công nghiệp; đường giao thông nội bộ; hệ thống thoát nước mưa; hệ thống thoát nước thải; hệ thống cấp nước.

Trong đó, thi công san nền và hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp (20ha) hoàn thành 94%; Nhà máy xử lý nước thải đã lựa chọn nhà thầu thiết kế và thi công.

Để làm cơ sở triển khai công tác GPMB giai đoạn 2,3 của dự án, đồng thời nghiên cứu phương án mở rộng khu công nghiệp lên phía Tây, UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát quỹ đất trong khu vực để lập quy hoạch khu nhà ở công nhân phục vụ Khu công nghiệp Quảng Trị; nghiên cứu khảo sát, lập đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng các khu tái định cư nhằm phục vụ công tác GPMB giai đoạn 2,3.

6
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam phát biểu tại phiên họp 

Dự án Nhà máy nhiệt điện công suất 1.200MW tại Quảng Trị do Công ty Điện lực quốc tế Thái Lan (EGATi) làm chủ đầu tư đã được Bộ Công Thương Việt Nam thông báo chấm dứt dự án. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thống nhất tiếp tục thực hiện dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trị và giao UBND tỉnh làm việc với Tập đoàn điện lực Việt Nam, kiến nghị cấp có thẩm quyền đánh giá xem xét giao Tổng Công ty phát điện 1 nghiên cứu thực hiện dự án nhiệt điện 1 theo quy định...

Nâng cao trách nhiệm các thành viên Ban chỉ đạo trong tổ chức thực hiện các dự án động lực

Hội nghị dành nhiều thời gian thảo luận, bổ sung quy chế làm việc của Ban chỉ đạo các dự án động lực cấp tỉnh, trong đó đề cao vai trò trách nhiệm của Ban chỉ đạo và các thành viên trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra giám sát, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tổ chức thực hiện các dự án động lực hiệu quả.

Phát biểu kết luận, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo các dự án động lực cấp tỉnh Nguyễn Long Hải nhấn mạnh: Năm 2025, mục tiêu tăng trưởng là 8%, để đạt được mục tiêu này, các dự án động lực phải được quan tâm, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất.

Trong đó, cần phát huy vai trò chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh trong thực hiện các dự án. Các thành viên ban chỉ đạo được phân công phụ trách dự án phải theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát. Quá trình theo dõi, kiểm tra trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Ban chỉ đạo để đề xuất cấp cao hơn nghiên cứu quyết định. Cần xác định lại tiêu chí dự án động lực để đưa vào danh mục dự án Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo theo hướng rút gọn lại các dự án để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả.

Chỉ đạo tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn nhằm đẩy nhanh tiến độ một số dự án trọng điểm, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Long Hải yêu cầu các các cơ quan có thẩm quyền cần tích cực phối hợp tổ chức thực hiện, kịp thời tháo gỡ những bất cập, vướng mắc.

Đối với dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy, đề nghị UBND khẩn trương xem xét cho thuê phần diện tích đất còn lại của giai đoạn I để có căn cứ cấp giấy phép xây dựng bến cảng số 1 và 2. UBND huyện Hải Lăng tập trung chỉ đạo thực hiện GPMB phần diện tích đất mở rộng giai đoạn I là 43,44 ha; phần diện tích giai đoạn II, III là 145,09 ha. Ban quản lý Khu Kinh tế phối hợp, đôn đốc nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục liên quan, đẩy nhanh tiến độ thi công.

Đối với dự án Cảng hàng không Quảng Trị, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan sớm có giải pháp, phương án đầu tư các công trình đấu nối hạ tầng kỹ thuật cấp điện, cấp nước ngoài phạm vi dự án.

UBND huyện Gio Linh khẩn trương đẩy nhanh công tác GPMB đối với diện tích còn lại của dự án. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh phối hợp, đôn đốc chủ đầu tư tích cực phối hợp với Bộ Xây dựng sớm hoàn thành thẩm định, trình phê duyệt điều chỉnh điều chỉnh cục bộ Quy hoạch Cảng hàng không Quảng Trị giai đoạn đến năm 2030.

Đối với dự án Đường ven biển nối Hành lang kinh tế Đông - Tây, gắn với đường tránh phía Đông TP. Đông Hà, UBND tỉnh sớm chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, cơ quan liên quan khẩn trương có các giải pháp tháo gỡ khó khăn về vật liệu đất đắp để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án. UBND các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong khẩn trương xác định nguồn gốc sử dụng đất; có phương án di dời các hạ tầng kỹ thuật hệ thống điện, nước, viễn thông và các công trình công cộng; xây dựng khu tái định cư để bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án trong quý II/2025.

Đối với dự án xây dựng hoàn thành tuyến Quốc lộ 15D, UBND tỉnh tiếp tục bám sát, phối hợp với Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ trong việc bố trí nguồn vốn cho dự án theo phương án. Đối với dự án Khu công nghiệp Quảng Trị, đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường sớm hoàn thành việc tính giá đất để cho thuê đất với phần diện tích còn lại của giai đoạn I; UBND huyện Hải Lăng tích cực thực hiện GPMB giai đoạn II, III của dự án.

Để các dự án được triển khai đúng tiến độ, phát huy hiệu quả KT - XH, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vai trò, tầm quan trọng của dự án đối với sự phát triển của địa phương, đồng thời tạo được sự đồng thuận cao trong Nhân dân đối với việc ủng hộ dự án, tích cực bàn giao mặt bằng.

Nguồn tin: baoquangtri.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây