ĐẦU TƯ VÀO QUẢNG TRỊ

https://invest.quangtri.gov.vn

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng kiểm tra thực địa Dự án khu công nghiệp Quảng Trị.

Ngày 6/3/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng cùng đoàn công tác UBND tỉnh đã đi kiểm tra tình hình triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và các nội dung liên quan đến Dự án khu công nghiệp Quảng Trị.
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng kiểm tra thực địa Dự án khu công nghiệp Quảng Trị.

Dự án Khu công nghiệp Quảng Trị (giai đoạn 1) có phạm vi thu hồi đất với diện tích 96,1ha, trong đó: Thị trấn Diên Sanh 6,69ha, xã Hải Trường 89,41ha. Tại địa bàn xã Hải Trường ảnh hưởng đến 36 nhà dân (trong đó có 17 nhà xây dựng trên đất nông nghiệp); 3 thửa đất ở nhưng chưa xây dựng nhà, 5 trường hợp tách hộ nhưng đang cùng sinh sống trong 1 nhà trên cùng thửa đất, 1 nhà thờ họ Trương, 24 Lăng, khoảng 403 ngôi mộ các loại và nhiều tài sản khác...

Đến nay, cơ bản người dân đã đồng thuận, thống nhất phạm vi 53,65ha (trong đó 33,2ha đã có Quyết định thu hồi và phương án bồi thường hỗ trợ). Dự kiến trước ngày 10/3/2023 bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư khoảng 53ha, đến 31/3/2023 bàn giao khoảng 70/96,1ha.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng kiểm tra thực địa dự án Khu công nghiệp Quảng Trị

Đối với phương án tái định cư: Hội đồng GPMB huyện Hải Lăng đã hoàn thiện phương án, Phòng Tài nguyên và Môi trường đang thẩm định, dự kiến trình UBND huyện phê duyệt trong ngày 6/3/2023.

Kế hoạch thực hiện công việc thời gian tới được huyện Hải Lăng xác định là tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, trình thẩm định, phê duyệt diện tích còn lại và tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân thống nhất phương án GPMB…

Khó khăn hiện nay trong công tác giải phóng mặt bằng là một số hộ dân đã có Quyết định phê duyệt kinh phí, phương án bồi thường, hỗ trợ nhưng chưa nhận tiền. Quá trình công bố, công khai phương án, kinh phí GPMB người dân cho rằng giá bồi thường thấp chưa đồng ý nên phải mất nhiều thời gian để tuyên truyền, vận động. Trong thời gian thực hiện có nhiều vấn đề phát sinh mới, phức tạp liên quan đến người dân nên mất nhiều thời gian để giải quyết.

Cùng với đó, Khu tái định cư thôn Trường Thọ (giai đoạn 1) chưa thi công hoàn thiện cơ sở hạ tầng để cắm mốc phân lô phục vụ di dời người dân tái định cư. Khu nghĩa trang nhân dân thôn Trường Thọ chưa có Quyết định phê duyệt phương án trồng rừng thay thế của cấp có thẩm quyền nên UBND huyện chưa Quyết định thu hồi đất và phê duyệt kinh phí, phương án GPMB. Nhà đầu tư cung cấp hồ sơ quy chủ, số liệu thu hồi đất vẫn chưa kịp thời hoặc một số trường hợp phải chỉnh sửa nhiều lần, mất nhiều thời gian…

Để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đúng tiến độ, các ngành, đơn vị địa phương kiến nghị đề xuất UBND tỉnh quan tâm sớm thẩm định, phê duyệt hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng, phương án trồng rừng thay thế công trình Khu nghĩa trang nhân dân thôn Trường Thọ sau khi Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh gửi hồ sơ thẩm định. Xem xét, giải quyết sớm để có cơ sở tính giá trị đất tái định cư, thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai khi giao đất có thu tiền sử dụng cho các đối tượng được tái định cư theo quy định. UBND tỉnh cho ý kiến chỉ đạo khi UBND huyện trình xin ý kiến về phương án sắp xếp, bố trí tái định cư…

Sau khi nghe các ngành, đơn vị, địa phương báo cáo và kiểm tra thực địa các dự án, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng khẳng định: dự án khu công nghiệp Quảng Trị là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh trong năm 2023 và yêu cầu các ngành, đơn vị, địa phương tập trung mọi nguồn lực để hoàn thiện công tác giải phóng mặt bằng đúng tiến độ.

Đối với các vướng mắc, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng yêu cầu Ban quản lý Khu kinh tế đẩy nhanh việc thi công, hoàn thiện cơ sở hạ tầng Khu tái định cư thôn Trường Thọ (giai đoạn 1) để phục vụ di dời người dân tái định cư; sớm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án trồng rừng thay thế đối với công trình Khu nghĩa trang nhân dân thôn Trường Thọ.

Yêu cầu sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn cụ thể, chi tiết liên quan đến việc lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; hướng dẫn việc lập phương án bồi thường, hỗ trợ đối với các trường hợp người dân có xây dựng một số công trình (chuồng trại gia súc) trên đất nông nghiệp, cây Keo trồng trên các thửa đất là đất trồng rừng.

Đề nghị nhà đầu tư cần sớm rà soát lại hồ sơ quy chủ thu hồi đất của tất cả các thửa đất trong vùng dự án do Đơn vị tư vấn đo đạc thu hồi đất lập chưa thu hồi đất để thống nhất chủ sử dụng đất, làm cơ sở để lập phương án GPMB các đợt tiếp theo đảm bảo đúng đối tượng và tiến độ yêu cầu. Chủ động bố trí kinh phí, rút ngắn thời gian chi trả cho người dân sau khi UBND huyện có Quyết định phê duyệt để người dân bàn giao mặt bằng…

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng kiểm tra khu tái định cư tại KKT Đông Nam Quảng Trị

Cũng trong sáng nay, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng đã đi kiểm tra tình hình thực hiện tái định cư tại KKT Đông Nam Quảng Trị. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng yêu cầu UBND huyện Hải Lăng căn cứ chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Thông báo số 34, 35/TB-UBND để phối hợp Ban Quản lý Khu Kinh tế, các sở, ban ngành liên quan khẩn trương hoàn thành công tác GPMB các dự án trọng điểm đúng kế hoạch. Chủ trì, phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế rà soát xây dựng phương án tái định cư các hộ dân vùng dự án vào khu tái định cư xã Hải Khê theo đúng quy định, hoàn thành và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/3/2023 để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét.

 

Tác giả: Phạm Mỹ Hạnh

Nguồn tin: www.quangtri.gov.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây