ĐẦU TƯ VÀO QUẢNG TRỊ

https://invest.quangtri.gov.vn

Quảng Trị gỡ vướng trong giải phóng mặt bằng cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ

Dự án cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ tại tỉnh Quảng Trị còn gặp khó khăn, vướng mắc liên quan đến xây dựng khu tái định cư.
A2

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Quang Tùng (bìa trái) trao đổi với các đơn vị tại hiện trường kiểm tra thực địa. Ảnh: Tiến Nhất.
 

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Quang Tùng vừa có chuyến kiểm tra trực tiếp, chỉ đạo gỡ khó trong công tác giải phóng mặt bằng cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ.

Theo báo cáo của Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Trị, hiện địa phương đã hoàn thành công tác bồi thường, chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng 24,83km/32,53 km, đạt 76,33% (gồm huyện Cam Lộ 5,19/6,38 km, Gio Linh 8,14/11,9 km, Vĩnh Linh 11,5/14,25 km).

Trong đó, địa phương đã bàn giao mặt bằng sạch cho Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh được 22,3/32,53 km, đạt 68,6%; còn 7,7 km chưa bàn giao, trong đó khoảng 6,5 km liên quan đến các hộ dân vào khu tái định cư.

Tổng số hộ bị ảnh hưởng phải tái định cư khoảng 351 hộ (gồm Vĩnh Linh 88 hộ; Gio Linh 132 hộ; Cam Lộ 131 hộ); hiện đã di dời 22/351 hộ tại vị trí khởi công dự án.

Tỉnh Quảng Trị dự kiến có 10 vị trí xây dựng 9 khu tái định cư với diện tích khoảng 37,34 ha. UBND tỉnh Quảng Trị đã có quyết định phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường, hỗ trợ khi thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với 2 khu TĐC, gồm Hải Thái và Linh Trường.

Kế hoạch vốn của dự án năm 2023 là 1.147 tỷ đồng; tính đến 19/9/2023, đã giải ngân được 180,832 tỷ đồng đạt 15,8%. Hiện, Sở Giao thông vận tải đề nghị điều chỉnh vốn sang năm 2024 hơn 311 tỷ đồng.

Dự án hiện vẫn còn gặp phải các vướng mắc, khó khăn như các địa phương còn lúng túng về tiến độ xây dựng khu tái định cư; vật liệu xây dựng thông thường phục vụ dự án cao tốc; giải pháp thiết kế cầu vượt; đất trong hành lang an toàn đường bộ; công tác rà soát bổ sung đường dân sinh, hầm chui, cống thoát nước; công tác di dời hạ tầng kỹ thuật…

Cùng với đó là thủ tục thanh lý tài sản trên đất của Tập đoàn cao su Việt Nam còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng các khu tái định cư; công tác giải phóng mặt bằng cao tốc đoạn qua vị trí nhà máy Công ty cổ phần Lâm sản Quảng Trị; vẫn còn tình trạng người dân làm nhà trên đất nông nghiệp...

Tại chuyến kiểm tra thực địa, ông Lê Quang Tùng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhấn mạnh, tỉnh xác định đây là công trình trọng điểm, cần phải đặt quyết tâm cao hơn nữa, cùng với đó là tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận, ủng hộ vì sự phát triển chung của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu UBND tỉnh, các sở, ban ngành, địa phương cần có sự phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ theo phương châm hướng dẫn, hỗ trợ nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ; làm việc với Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh tham mưu, đề xuất với Bộ Giao thông vận tải để giải quyết những vướng mắc liên quan đến cầu vượt thị trấn Bến Quan.

Ông Tùng đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị tích cực làm việc với Tập đoàn Cao su Việt Nam để giải quyết các tài sản trên đất, sớm bàn giao mặt bằng xây dựng các khu tái định cư; tiến hành đồng thời hoàn thiện khu tái định cư với việc bàn giao mặt bằng và có chính sách tạm cư để người dân sớm bàn giao mặt bằng, đồng thời tính toán, cân nhắc về giá đất tái định cư phù hợp nhằm tạo thuận lợi cho người dân.

Đối với các trường hợp xây dựng nhà trên đất nông nghiệp, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị đề nghị các địa phương tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền, vận động người dân thống nhất chủ trương, phương án đền bù giải phóng mặt bằng; đồng thời nghiên cứu đề xuất các giải pháp hỗ trợ người dân đảm bảo theo quy định để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng...

Nguồn tin: https://baodautu.vn

Tác giả: Nguyễn Toàn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây