ĐẦU TƯ VÀO QUẢNG TRỊ

https://invest.quangtri.gov.vn

UBND tỉnh làm việc với các nhà đầu tư về tình hình thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh

Chiều 9/7/2025, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương liên quan và Công ty TNHH Capella Quảng Bình, Công ty Cổ phần Đầu tư Capella Quảng Trị, Công ty Cổ phần Liên doanh Cảng quốc tế Mỹ Thủy (MTIP) về tình hình thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan. Hội nghị được kết nối trực tuyến với điểm cầu trụ sở UBND các xã Cam Hồng, Mỹ Thủy, Nam Cửa Việt.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong chủ trì buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện Công ty MTIP báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư tại địa bàn tỉnh. Cụ thể, Dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng Mỹ Thủy tại xã Mỹ Thủy có diện tích 685 ha (mặt đất: 335ha, mặt nước: 350ha), quy mô 10 bến cho tàu đến 100.000 DWT với tổng mức đầu tư 15.000 tỷ đồng, riêng trong giai đoạn 1, đơn vị sẽ triển khai xây dựng 04 bến cho tàu đến 100.000 DWT với tổng mức đầu tư 5.902 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2023 - 2027 và dự kiến đi vào hoạt động cuối quý I/2026. 

Các đại biểu tham dự buổi làm việc

Theo báo cáo của Công ty, hiện, đơn vị đã thực hiện giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 đối với phần diện tích được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 133,46/133,67 ha; giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 mở rộng (43,44 ha); giai đoạn 2 và giai đoạn 3 (145,09 ha); hoàn thành công tác kiểm kê tài sản đối với diện tích thuộc quy hoạch; đồng thời triển khai thi công đồng bộ các hạng mục khác… 

Đại diện các nhà đầu tư tham dự buổi làm việc

Về Dự án khu hậu cần sau cảng Mỹ Thủy tại xã Vĩnh Định và xã Mỹ Thủy với tổng mức đầu tư 2.200 tỷ đồng, có quy mô khoảng 86 ha, trong đó: Giai đoạn 1 thực hiện 46,8 ha; giai đoạn 2 là 39,2 ha. Mục tiêu đầu tư của Dự án là bảo đảm hoạt động hỗ trợ trực tiếp cho chủ hàng, các công ty logistics hoạt động tại cảng; tạo tổ hợp cảng - logistics gắn liền, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động của cảng Mỹ Thủy. 

Đại diện Công ty MTIP báo cáo tiến độ triển khai các dự án

Đối với Dự án tổ hợp phối trộn, phân loại và bảo quản than Mỹ Thủy được triển khai tại xã Mỹ Thủy có quy mô khoảng 156 ha, tổng mức đầu tư 4.140 tỷ đồng. Mục tiêu đầu tư của Dự án là nhập khẩu than về phối trộn, trung chuyển, cung ứng cho thị trường nội địa; tiêu thụ than cho nước bạn Lào khoảng 10 triệu tấn/năm cũng như tạo nguồn hàng cho cảng Mỹ Thủy…

Về tình hình tiến độ của Dự án khu hậu cần sau Cảng Mỹ Thủy và Dự án tổ hợp phối trộn, phân loại và bảo quản than Mỹ Thủy, đến nay đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương khảo sát, nghiên cứu và đang triển khai thủ tục theo quy định nhằm thống nhất hình thức thực hiện Dự án phù hợp theo quy định pháp luật cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư thực hiện.

Đại diện nhà đầu tư báo cáo tình hình triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh

Tiếp đó, đại biểu cũng nghe báo cáo tiến độ triển khai Dự án Khu công nghiệp Cam Liên do Công ty TNHH Capella Quảng Bình làm chủ đầu tư có diện tích 450 ha tại xã Cam Hồng và Dự án Khu công nghiệp Capella Quảng Trị do Công ty Cổ phần Đầu tư Capella Quảng Trị làm chủ đầu tư có diện tích 220,47 ha tại xã Nam Cửa Việt. 

Hiện nay, Công ty đã hoàn thành các quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư Dự án cùng một số văn bản liên quan khác; phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; lấy ý kiến phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với các hộ gia đình, tổ chức liên quan…

Đại biểu tham gia ý kiến tại buổi làm việc

Cũng tại buổi làm việc, đại diện các nhà đầu tư cũng đề xuất UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư để triển khai nhiều dự án khác có quy mô trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Nam chỉ đạo một số nội dung liên quan

Sau khi nghe đại diện các chủ đầu tư trình bày, báo cáo tình hình triển khai các dự án, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến và lãnh đạo các sở, ngành, liên quan đã làm rõ một số khó khăn, vướng mắc cũng như các kiến nghị, đề xuất của nhà đầu tư về triển khai những dự án trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong cam kết tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư triển khai nhanh, hiệu quả, sớm đưa các dự án đi vào hoạt động

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong hoan nghênh các nhà đầu tư quan tâm nghiên cứu, khảo sát, đề xuất và triển khai các dự án trên địa bàn; đồng thời khẳng định đây đều là các dự án có tính động lực, có ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị trong thời gian tới. Đồng chí cam kết, tinh thần chung của UBND tỉnh là hết sức ủng hộ và yêu cầu từng sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư triển khai nhanh, hiệu quả, sớm đưa các dự án đi vào hoạt động, đóng góp cho tăng trưởng chung của tỉnh. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến tham gia ý kiến tại buổi làm việc

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong yêu cầu UBND xã Cam Hồng phối hợp các sở, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác giải phóng mặt bằng Dự án Khu công nghiệp Cam Liên hoàn thành trong tháng 12/2025 cũng như đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục liên quan theo quy định. 

Các điểm cầu trực tuyến tại UBND các xã trên địa bàn tỉnh (Ảnh chụp qua màn hình)

Đồng chí cho ý kiến cụ thể đối với Dự án Khu Công nghiệp Capella Quảng Trị hiện nay đã có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, do đó yêu cầu nhà đầu tư phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, UBND xã Nam Cửa Việt để khẩn trương hoàn thiện thủ tục liên quan để triển khai dự án và đối với Dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy, các sở, ngành đơn vị liên quan rà soát lại các Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Trị (cũ) để tiếp tục triển khai; riêng UBND xã Mỹ Thủy khẩn trương thành lập hội đồng giải phóng mặt bằng mới, hoàn thành trước ngày 15/7/2025 để phối hợp với nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đồng bộ cả 03 giai đoạn của Dự án. 

Toàn cảnh buổi làm việc

Về các kiến nghị, đề xuất của nhà đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành, địa phương liên quan rà soát, báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết. Riêng các dự án khác mà nhà đầu tư đang nghiên cứu, đề xuất chủ trương đầu tư, giao Sở Tài chính hỗ trợ, hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện thủ tục theo quy định để sớm có báo cáo, đề xuất cụ thể cho UBND tỉnh.

Minh Huyền

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây